# TenantPilot Implementation Ledger

## Purpose

Dieses Dokument beschreibt den aktuellen repo-basierten Implementierungsstand von TenantPilot. Es ergaenzt `roadmap.md` und `spec-candidates.md`, ersetzt sie aber nicht.

Bewertungsregeln fuer dieses Ledger:

- Repo-basiert only: Aussagen zaehlen nur, wenn Code, Datenmodell, Workflow, UI-Adoption oder Test-Artefakte im Repo belastbar darauf hinweisen.
- Keine Roadmap- oder Spec-Absicht ohne Repo-Evidence.
- `sellable` wird nur dort verwendet, wo UI, Workflow, Datenmodell, RBAC/Audit und passende Test-Artefakte plausibel zusammenpassen.
- Backend-only bleibt `foundation-only`.
- UI-only gilt nicht als fertig.
- Wenn Tests unten als vorhanden markiert sind, bedeutet das: passende Test-Dateien existieren im Repo. Sie wurden fuer dieses Ledger nicht ausgefuehrt.

## Current Product Position

TenantPilot ist aktuell ein starkes internes Governance- und Operations-Produkt mit belastbaren Foundations fuer Execution Truth, Baselines/Drift, Findings, Evidence, Reviews, Review Packs, Supportability, Telemetry und Safety Controls und inzwischen repo-real umgesetzten Customer-safe Review Consumption, Risk-Acceptance/Exception-Workflow, Findings-/Governance-Inboxen und einer DE/EN-Locale-Foundation. Die Repo-Wahrheit liegt damit klar ueber einer simplen Lesart von "R1 done / R2 partial". Gleichzeitig ist das Produkt noch nicht voll als kundenseitig konsumierbare Portfolio- und Commercial-Plattform ausgereift: Cross-Tenant-Workflows, Compare/Promotion, Billing-/Lifecycle-Reife und Private-AI-Governance bleiben unvollstaendig. Zusaetzlich zeigt der Repo-Stand weiterhin eine schmale Findings-Cleanup-Lane: sichtbare Lifecycle-Backfill-Runtime-Surfaces, `acknowledged`-Kompatibilitaet und fehlende explizite Creation-Time-Invariant-Absicherung sollten als getrennte Folgespecs behandelt werden.

## Status Model

- `planned`: nur in Roadmap oder Kandidatenliste, ohne belastbare Repo-Evidence
- `specified`: als Spec oder Draft angelegt, aber nicht repo-verifiziert umgesetzt
- `implemented_partial`: Teilumsetzung vorhanden, aber noch nicht als fertig bewertbar
- `implemented_backend`: belastbare Backend- oder Modelllogik vorhanden, aber keine ausreichende UI-Adoption
- `implemented_ui`: sichtbare UI vorhanden, aber Workflow- oder Backend-Proof ist noch zu schwach
- `implemented_verified`: Code, Modell, Workflow und Test-Artefakte sind plausibel vorhanden
- `adopted`: implementiert und bereits in zentrale Produktoberflaechen oder Kernablaeufe uebernommen
- `deferred`: bewusst verschoben
- `obsolete`: durch neuere Repo-Realitaet oder andere Implementierung ueberholt

Evidence-Level im Dokument:

- `none`: keine belastbare Repo-Evidence
- `weak`: duenne Code- oder Doc-Spur, aber kein belastbarer Gesamtworkflow
- `medium`: mehrere Repo-Signale, aber noch nicht durchgaengig
- `strong`: Datenmodell, Workflow, UI- oder Test-Spur greifen konsistent ineinander

## Roadmap Coverage Summary

| Roadmap Area | Status | Evidence Level | UI Ready | Tested | Sellable | Notes |
|---|---|---:|---|---|---|---|
| R1 Golden Master Governance | adopted | strong | yes | repo tests, not run | yes | Baselines, Drift, Findings und OperationRun-Truth sind breit im Produkt verankert. |
| R2 Tenant Reviews, Evidence & Control Foundation | adopted | strong | yes | repo tests, not run | yes | Reviews, Evidence, Review Packs, Customer Review Workspace und Control-/Exception-Layer greifen als reale Governance-Surface zusammen. |
| Alert escalation + notification routing | implemented_verified | strong | partial | repo tests, not run | yes | Alert-Regeln, Dispatch, Cooldown und Quiet Hours sind real. |
| Governance & Architecture Hardening | implemented_partial | strong | partial | repo tests, not run | foundation-only | Viele Hardening-Slices sind bereits im Code, die Lane bleibt aber aktiv. |
| UI & Product Maturity Polish | implemented_partial | strong | partial | partial repo tests, not run | no | Empty States, Navigation, Localization und read-only Review-Polish sind real, aber kein geschlossenes Theme-Completion-Signal. |
| Secret & Security Hardening | implemented_verified | strong | yes | repo tests, not run | almost | Provider-Verifikation, Permission-Diagnostics und Redaction sind belastbar. |
| Baseline Drift Engine (Cutover) | adopted | strong | yes | repo tests, not run | yes | Compare- und Drift-Workflow wirken als produktive Kernfunktion. |
| R1.9 Platform Localization v1 | implemented_verified | strong | yes | repo tests, not run | foundation-only | Locale-Resolver, Override/Praeferenz, Workspace-Default, Fallback und lokalisierte Notifications sind repo-real. |
| Product Scalability & Self-Service Foundation | implemented_partial | strong | yes | repo tests, not run | almost | Onboarding, Support, Help und Entitlements sind weit; Billing, Trial und Demo-Reife fehlen. |
| R2.0 Canonical Control Catalog Foundation | implemented_verified | strong | partial | repo tests, not run | foundation-only | Bereits implementiert und in Evidence/Reviews referenziert, aber kein eigenstaendiger Kundennutzen-Surface. |
| R2 Completion: customer review, support, help | adopted | strong | yes | repo tests, not run | yes | Customer Review Workspace, Support Diagnostics/Requests und Help-Katalog sind repo-real. |
| Findings Workflow v2 / Execution Layer | adopted | strong | yes | repo tests, not run | almost | Triage, Ownership, My Work, Intake, Governance Inbox, Exceptions und Alerts/Hygiene sind real; Cross-Tenant-Decisioning bleibt spaeter. |
| Policy Lifecycle / Ghost Policies | specified | weak | no | no | no | Als Richtung sichtbar, aber nicht als repo-verifizierter Workflow. |
| Platform Operations Maturity | implemented_partial | strong | yes | repo tests, not run | almost | System Panel, Control Tower und Ops Controls sind real; CSV/Raw Drilldowns bleiben offen. |
| Product Usage, Customer Health & Operational Controls | adopted | strong | yes | repo tests, not run | almost | Diese Mid-term-Lane ist im Repo bereits substanziell vorhanden. |
| Private AI Execution & Usage Governance Foundation | planned | none | no | no | no | Keine belastbare AI-Governance-Foundation im Repo. |
| MSP Portfolio & Operations | implemented_partial | medium | partial | repo tests, not run | foundation-only | Portfolio-Triage ist da; Compare/Promotion und Decision Workboard fehlen. |
| Human-in-the-Loop Autonomous Governance | planned | none | no | no | no | Kein repo-verifizierter Decision-Pack- oder Approval-Workflow jenseits des jetzigen Exception-/Review-Layers. |
| Drift & Change Governance | implemented_partial | strong | yes | repo tests, not run | almost | Drift review, accepted-risk governance, exception validity und Governance-Inbox-Surfaces sind repo-real; portfolio-weite Eskalation bleibt offen. |
| Standardization & Policy Quality | planned | none | no | no | no | Keine starke Repo-Evidence fuer eine Intune-Linting- oder Policy-Quality-Oberflaeche. |
| PSA / Ticketing Handoff | planned | none | no | no | no | Support Requests existieren, externe Handoff-Integration aber nicht. |

## Implemented Capabilities

| Capability | Status | Backend | UI | Tests | RBAC/Audit | Sellable | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OperationRun truth layer | implemented_verified | yes | partial | repo tests, not run | yes | foundation-only | `app/Models/OperationRun.php`; `tests/Feature/System/*`; `tests/Feature/ReviewPack/*` |
| Baseline profiles, snapshots and compare | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | yes | `app/Models/BaselineProfile.php`; `app/Models/BaselineSnapshot.php`; `app/Services/Baselines/BaselineCompareService.php` |
| Drift findings and governance pressure | adopted | yes | yes | repo tests, not run | yes | yes | `app/Models/Finding.php`; `app/Filament/Widgets/Dashboard/RecentDriftFindings.php`; `tests/Feature/Findings/*` |
| Findings inboxes and governance inbox | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | almost | `app/Filament/Pages/Findings/MyFindingsInbox.php`; `app/Filament/Pages/Findings/FindingsIntakeQueue.php`; `app/Filament/Pages/Governance/GovernanceInbox.php`; `tests/Feature/Findings/MyWorkInboxTest.php`; `tests/Feature/Governance/*` |
| Finding exceptions and risk acceptance workflow | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | almost | `app/Models/FindingException.php`; `app/Services/Findings/FindingExceptionService.php`; `app/Filament/Resources/FindingExceptionResource.php`; `tests/Feature/Findings/FindingExceptionWorkflowTest.php` |
| Restore workflow with safety gates | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | yes | `app/Models/OperationRun.php`; restore gates and tests in `tests/Feature/Restore/*` |
| Evidence snapshots | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | foundation-only | `app/Models/EvidenceSnapshot.php`; `app/Services/Evidence/EvidenceSnapshotService.php`; `tests/Feature/Evidence/*` |
| Tenant reviews | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | almost | `app/Models/TenantReview.php`; `app/Services/TenantReviews/TenantReviewService.php`; `tests/Feature/TenantReview/*` |
| Review pack generation and export | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | yes | `app/Models/ReviewPack.php`; `app/Services/ReviewPackService.php`; `tests/Feature/ReviewPack/*` |
| Customer review workspace | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | yes | `app/Filament/Pages/Reviews/CustomerReviewWorkspace.php`; `tests/Feature/Reviews/*`; `tests/Browser/Reviews/CustomerReviewWorkspaceSmokeTest.php` |
| Alerts and notification routing | implemented_verified | yes | partial | repo tests, not run | yes | yes | `app/Services/Alerts/AlertDispatchService.php`; `tests/Feature/*Alert*` |
| Provider health, onboarding readiness and required permissions | adopted | yes | yes | repo tests, not run | yes | almost | `app/Jobs/ProviderConnectionHealthCheckJob.php`; `app/Services/Onboarding/OnboardingLifecycleService.php`; `app/Filament/Pages/TenantRequiredPermissions.php` |
| Permission posture reporting | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | yes | `app/Services/PermissionPosture/PermissionPostureFindingGenerator.php`; `tests/Feature/PermissionPosture/*` |
| Entra admin roles reporting | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | yes | `app/Services/EntraAdminRoles/EntraAdminRolesReportService.php`; `tests/Feature/EntraAdminRoles/*` |
| Stored reports substrate | implemented_verified | yes | partial | repo tests, not run | partial | foundation-only | `app/Models/StoredReport.php`; `tests/Feature/PermissionPosture/StoredReportModelTest.php`; `tests/Feature/EntraAdminRoles/StoredReportFingerprintTest.php` |
| Support diagnostics | adopted | yes | yes | repo tests, not run | yes | almost | `app/Support/SupportDiagnostics/SupportDiagnosticBundleBuilder.php`; `app/Filament/Pages/TenantDashboard.php`; `tests/Feature/SupportDiagnostics/*` |
| In-app support requests | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | almost | `app/Models/SupportRequest.php`; `app/Support/SupportRequests/*`; `tests/Feature/SupportRequests/*` |
| Product knowledge and contextual help | implemented_partial | yes | yes | repo tests, not run | partial | almost | `app/Support/ProductKnowledge/ContextualHelpCatalog.php`; `tests/Feature/Onboarding/ProductKnowledgeOnboardingHelpTest.php` |
| Localization foundation | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | partial | foundation-only | `app/Services/Localization/LocaleResolver.php`; `app/Http/Controllers/LocalizationController.php`; `tests/Feature/Localization/*` |
| Product telemetry | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | almost | `app/Models/ProductUsageEvent.php`; `app/Filament/System/Widgets/ProductTelemetryKpis.php`; `tests/Feature/System/ProductTelemetry/*` |
| Customer health scoring | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | partial | almost | `app/Filament/System/Widgets/CustomerHealthKpis.php`; `app/Filament/System/Widgets/CustomerHealthTopWorkspaces.php`; `tests/Feature/System/CustomerHealth/*` |
| Operational controls | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | almost | `app/Models/OperationalControlActivation.php`; `app/Support/OperationalControls/*`; `tests/Feature/System/OpsControls/*` |
| Workspace entitlements | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | foundation-only | `app/Services/Entitlements/WorkspaceEntitlementResolver.php`; `tests/Feature/Filament/Settings/WorkspaceEntitlementsSettingsPageTest.php` |
| Capability-first RBAC | adopted | yes | yes | repo tests, not run | yes | foundation-only | `app/Services/Auth/CapabilityResolver.php`; `app/Services/Auth/RoleCapabilityMap.php`; many `tests/Feature/Rbac/*` |
| Audit log foundation | adopted | yes | yes | repo tests, not run | yes | foundation-only | `app/Models/AuditLog.php`; `app/Services/Audit/WorkspaceAuditLogger.php`; many audit-focused feature tests |
| Canonical control catalog | implemented_verified | yes | partial | repo tests, not run | partial | foundation-only | `app/Support/Governance/Controls/CanonicalControlCatalog.php`; `config/canonical_controls.php`; `tests/Unit/Governance/*` |
| Portfolio triage continuity | implemented_verified | yes | yes | repo tests, not run | yes | foundation-only | `app/Services/PortfolioTriage/TenantTriageReviewService.php`; `app/Support/PortfolioTriage/*`; `tests/Feature/Filament/TenantRegistryTriageReviewStateTest.php` |

## Foundation-Only Capabilities

- OperationRun truth and canonical operation typing: starke Execution-Foundation, aber kein eigenstaendiger Kundennutzen-Surface.
- Audit log foundation: breit genutzt und wichtig fuer Governance, aber allein nicht verkaufbar.
- Capability-first RBAC: belastbar und testnah, bleibt aber Enablement-Layer.
- Workspace entitlements: reale Gate- und Override-Logik, aber noch keine volle Commercial Lifecycle Story.
- Canonical control catalog: starke semantische Foundation fuer Evidence, Findings und Reviews.
- Stored reports substrate: wichtig fuer Reports, Evidence und Diagnostics, aber kein eigenstaendiges Produktversprechen.
- Evidence snapshot substrate: tragende technische Basis fuer Reviews und Exports.
- Localization foundation: resolved locale precedence, Workspace-Default, User-Praeferenz/Override und Notification-Formatting sind real, aber Enablement statt eigener Produkt-Surface.
- Operational control registry and evaluator: starke Safety-Control-Foundation, primar operatorseitig.
- Customer health scoring: reale interne SaaS-Operations-Layer, aber noch keine eigenstaendige Kundenoberflaeche.
- Portfolio triage continuity: sinnvoller Multi-Tenant-Unterbau, aber noch kein vollstaendiges Portfolio-Produkt.

## Partial Capabilities

- Customer-facing review consumption: Tenant Reviews, Evidence Snapshots, Review Packs und der Customer Review Workspace sind repo-real, aber portfolio-weite Consumption- und Sharing-Patterns bleiben offen.
- Findings Workflow v2: Triage, Assignment, My Work, Intake, Governance Inbox, Exceptions und Notifications sind vorhanden; spaetere Cross-Tenant-Decisioning-Layer und Cleanup debt um Lifecycle-Backfill-Surfaces, `acknowledged`-Kompatibilitaet und explizite Creation-Time-Invarianten bleiben offen.
- Product scalability and self-service: Onboarding, Support, Help und Entitlements sind weit, Billing-, Trial- und Demo-Reife aber nicht.
- MSP portfolio operations: Portfolio-Triage ist vorhanden, Cross-Tenant Compare und Promotion fehlen.
- Platform operations maturity: Control Tower und Ops Controls sind stark, aber einige geplante operatorseitige Drilldowns/Exports fehlen noch.
- Product knowledge rollout: Help-Katalog und Resolver sind real, aber noch nicht breit genug adoptiert fuer "fertig".

## Planned But Not Implemented

- Private AI Execution & Usage Governance Foundation
- Human-in-the-Loop Autonomous Governance
- Standardization & Policy Quality / Intune Linting
- PSA / Ticketing Handoff
- Cross-Tenant Compare and Promotion v1
- Policy Lifecycle / Ghost Policies
- Later compliance overlays beyond the current control/evidence foundation

## Release Readiness

| Release / Theme | Readiness | Notes |
|---|---|---|
| R1 Golden Master Governance | implemented | Die zentrale Governance- und Execution-Layer ist repo-verifiziert und breit adoptiert. |
| R2 Tenant Reviews & Evidence Packs | implemented | Reviews, Evidence Snapshots, Review Packs, Customer Review Workspace und Exception-/Accepted-Risk-Workflow sind repo-real; breitere Commercial-Polish-Themen bleiben separat. |
| R3 MSP Portfolio OS | foundation only | Portfolio-Triage und Governance-Surfaces sind da, aber Compare/Promotion und portfolio-weite Action-Layer fehlen. |
| Later Compliance Light | foundation only | Canonical Controls, Evidence und Exceptions existieren als Grundlage; ein Compliance-Produkt ist nicht repo-proven. |

## Commercial Readiness

### Demo-ready

- Baseline compare and drift walkthroughs
- Review pack generation and export
- Customer-safe review workspace walkthroughs
- Provider health, onboarding readiness and required permissions
- Support diagnostics
- Permission posture and Entra admin roles reporting

### Almost sellable

- Review-driven governance workflow rund um Tenant Reviews, Customer Review Workspace, accepted risks und Review Packs
- Baseline drift and restore governance
- Findings workflow mit persönlicher Inbox, Intake, Governance Inbox und Exception-Handling
- Alerting and run visibility for governance operations
- Support requests with contextual diagnostics
- Provider readiness and permission posture reporting

### Foundation-only

- OperationRun truth layer
- Audit foundation
- Capability-first RBAC
- Workspace entitlements
- Canonical control catalog
- Stored reports substrate
- Evidence snapshot substrate
- Localization foundation
- Product telemetry
- Customer health scoring
- Operational controls
- Portfolio triage continuity

### Not sellable yet

- Cross-Tenant Compare and Promotion v1
- Private AI Execution Governance Foundation
- External Support Desk / PSA Handoff
- Compliance Light product layer

## Open Gaps & Blockers

| Gap | Type | Impact | Roadmap Area | Recommended Spec |
|---|---|---|---|---|
| Decisioning still spans multiple repo-real inboxes | UX blocker | My Findings, Intake, Governance Inbox und Exception Queue sind real, aber Operators springen weiter zwischen mehreren Spezial-Surfaces und es gibt noch keinen portfolio-weiten Action-Layer | Findings Workflow / MSP Portfolio | P1 Governance Decision Surface Convergence |
| Findings lifecycle backfill runtime surfaces remain productized | Cleanup blocker | Runbooks, commands, capabilities and tenant actions still expose a pre-production repair path that should not ship as product truth | Findings Workflow / Legacy Removal | P1 Remove Findings Lifecycle Backfill Runtime Surfaces |
| Legacy `acknowledged` status compatibility still survives | Semantics blocker | Status helpers, filters, badges, capability aliases and tests keep non-canonical workflow semantics alive | Findings Workflow / RBAC | P1 Remove Legacy Acknowledged Finding Status Compatibility |
| Creation-time finding invariants are implied but not explicitly protected | Integrity blocker | Future finding generators could regress into partial lifecycle writes and recreate the need for repair tooling | Findings Workflow / Data Integrity | P1 Enforce Creation-Time Finding Invariants |
| Cross-tenant compare and promotion is not repo-proven | Release blocker | MSP portfolio story remains partial | MSP Portfolio & Operations | P1 Cross-Tenant Compare and Promotion v1 |
| Entitlements stop short of full commercial lifecycle | Commercialization blocker | Plan gating exists, but trial, grace and suspension semantics remain incomplete | Product Scalability & Self-Service Foundation | P2 Commercial Entitlements and Billing-State Maturity |
| Support requests do not hand off to an external desk | Commercialization blocker | Support operations still depend on manual follow-through outside the product | R2 completion / Support | P2 External Support Desk / PSA Handoff |
| AI governance foundation is absent | Architecture blocker | Future AI features would risk trust and policy drift if added directly | Private AI Execution & Usage Governance | P3 Private AI Execution Governance Foundation |
| Roadmap understates current repo truth | Architecture blocker | Prioritization can drift because strategy docs still lag neuere Review-, Findings- und Localization-Surfaces | Product planning / roadmap maintenance | none - docs alignment |
| Test files were not executed for this ledger update | Testing blocker | This document relies on code plus test presence, not live runtime validation | all areas | none - run targeted suites |

## Recommended Next Specs

- `P1 Governance Decision Surface Convergence`: verbindet My Findings, Intake, Governance Inbox, Customer Review Workspace und Exception Queue zu weniger Operator-Journeys und bereitet die Portfolio-Ebene vor.
- `P1 Remove Findings Lifecycle Backfill Runtime Surfaces`: removes visible pre-production repair tooling from runbooks, commands, actions, capabilities and deploy/runtime hooks.
- `P1 Remove Legacy Acknowledged Finding Status Compatibility`: collapses findings workflow semantics onto the canonical `triaged` model and removes stale RBAC/query aliases.
- `P1 Enforce Creation-Time Finding Invariants`: proves that new findings are lifecycle-ready at write time so no repair backfill has to return later.
- `P1 Cross-Tenant Compare and Promotion v1`: needed to move from portfolio visibility to portfolio action.
- `P2 Commercial Entitlements and Billing-State Maturity`: extends the already real entitlement substrate into a usable commercial lifecycle.
- `P2 External Support Desk / PSA Handoff`: extends support requests beyond internal persistence.
- `P3 Private AI Execution Governance Foundation`: should exist before feature-level AI adoption, not after it.

## Roadmap Drift Notes

- `roadmap.md` understates current R2 completion. Customer Review Workspace, published review handoff, review-pack downloads und der Finding-Exception-/Risk-Acceptance-Workflow sind bereits repo-real.
- `roadmap.md` understates findings workflow maturity. My Findings, Intake, Governance Inbox und Exception Queue existieren bereits im Repo.
- `roadmap.md` understates localization maturity. Locale resolution order, Workspace-Default, User-Praeferenz, lokalisierte Notifications und Fallback-Tests sind implementiert.
- `roadmap.md` understates the current R2 control foundation. Canonical controls, stored reports, permission posture and Entra admin roles are already repo-real, not just near-term ideas.
- `roadmap.md` understates product supportability. Support diagnostics, in-app support requests and contextual help already exist in the repo.
- `roadmap.md` understates operational maturity. Product telemetry, customer health and operational controls are already implemented and wired into the system panel.
- `roadmap.md` understates commercial foundations. A workspace entitlement resolver, plan profiles and enforcement points already exist, even though full billing-state maturity does not.
- The roadmap is now better at describing still-missing portfolio- und commercial-Layer than the current state of review/findings/localization implementation. Cross-Tenant Compare and Promotion, full billing-state maturity, external PSA handoff and AI Governance still look genuinely unimplemented.
- The main drift pattern is underestimation, not overestimation. Customer-facing review consumption is no longer the clearest missing piece; portfolio action and commercial lifecycle are.

## Evidence Sources

Wichtigste Strategie- und Scope-Quellen:

- `docs/product/roadmap.md`
- `docs/product/spec-candidates.md`

Wichtige Plattform- und UI-Anker:

- `apps/platform/bootstrap/providers.php`
- `apps/platform/app/Providers/Filament/AdminPanelProvider.php`
- `apps/platform/app/Providers/Filament/SystemPanelProvider.php`
- `apps/platform/app/Filament/Pages/TenantDashboard.php`
- `apps/platform/app/Filament/System/Pages/Dashboard.php`
- `apps/platform/app/Filament/Pages/TenantRequiredPermissions.php`
- `apps/platform/app/Filament/Pages/Reviews/CustomerReviewWorkspace.php`
- `apps/platform/app/Filament/Pages/Findings/MyFindingsInbox.php`
- `apps/platform/app/Filament/Pages/Findings/FindingsIntakeQueue.php`
- `apps/platform/app/Filament/Pages/Governance/GovernanceInbox.php`
- `apps/platform/app/Filament/Pages/Monitoring/FindingExceptionsQueue.php`

Wichtige Models:

- `apps/platform/app/Models/OperationRun.php`
- `apps/platform/app/Models/Finding.php`
- `apps/platform/app/Models/FindingException.php`
- `apps/platform/app/Models/FindingExceptionDecision.php`
- `apps/platform/app/Models/FindingExceptionEvidenceReference.php`
- `apps/platform/app/Models/BaselineProfile.php`
- `apps/platform/app/Models/BaselineSnapshot.php`
- `apps/platform/app/Models/EvidenceSnapshot.php`
- `apps/platform/app/Models/TenantReview.php`
- `apps/platform/app/Models/ReviewPack.php`
- `apps/platform/app/Models/StoredReport.php`
- `apps/platform/app/Models/SupportRequest.php`
- `apps/platform/app/Models/ProductUsageEvent.php`
- `apps/platform/app/Models/OperationalControlActivation.php`
- `apps/platform/app/Models/AuditLog.php`

Wichtige Services und Jobs:

- `apps/platform/app/Services/ReviewPackService.php`
- `apps/platform/app/Services/TenantReviews/TenantReviewService.php`
- `apps/platform/app/Services/Evidence/EvidenceSnapshotService.php`
- `apps/platform/app/Services/Baselines/BaselineCompareService.php`
- `apps/platform/app/Services/Alerts/AlertDispatchService.php`
- `apps/platform/app/Services/Findings/FindingExceptionService.php`
- `apps/platform/app/Jobs/ProviderConnectionHealthCheckJob.php`
- `apps/platform/app/Services/Onboarding/OnboardingLifecycleService.php`
- `apps/platform/app/Services/Entitlements/WorkspaceEntitlementResolver.php`
- `apps/platform/app/Services/PortfolioTriage/TenantTriageReviewService.php`
- `apps/platform/app/Support/Governance/Controls/CanonicalControlCatalog.php`
- `apps/platform/app/Services/Audit/WorkspaceAuditLogger.php`
- `apps/platform/app/Services/Auth/CapabilityResolver.php`
- `apps/platform/app/Services/Localization/LocaleResolver.php`

Wichtige Test-Anker im Repo:

- `apps/platform/tests/Feature/ReviewPack/*`
- `apps/platform/tests/Feature/Evidence/*`
- `apps/platform/tests/Feature/PermissionPosture/*`
- `apps/platform/tests/Feature/EntraAdminRoles/*`
- `apps/platform/tests/Feature/SupportDiagnostics/*`
- `apps/platform/tests/Feature/SupportRequests/*`
- `apps/platform/tests/Feature/System/CustomerHealth/*`
- `apps/platform/tests/Feature/System/ProductTelemetry/*`
- `apps/platform/tests/Feature/System/OpsControls/*`
- `apps/platform/tests/Feature/Filament/TenantRegistryTriageReviewStateTest.php`
- `apps/platform/tests/Unit/Governance/*`
- `apps/platform/tests/Unit/Entitlements/*`

## Last Updated

2026-04-29 on branch `platform-dev`
